LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGHỆ AN

http://lienhiepkhktnghean.org.vn

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai các Dự án trọng điểm ngành nông nghiệp có hiệu quả trong thời gian tới

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (giai đoạn 1) và dự án Hệ thống thủy lợi Khe Lại – Vực Mấu là hai dự án trọng điểm của ngành nông nghiệp. Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo UBND tỉnh đã luôn quan tâm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo, tuy nhiên tiến độ thực hiện dự án rất chậm.
 Ngày 10/7/2024, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 548/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc về một số dự án trọng điểm ngành nông nghiệp diễn ra vào ngày 05/7. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các địa phương liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai các Dự án có hiệu quả.
  Đối với dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và việc giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2024 của Dự án.
  Sở NN&PTNT tổ chức rà soát toàn bộ các hạng mục của dự án, đặc biệt là phương án xử lý sạt lở kênh tiêu Châu Bình thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; đồng thời phối hợp với UBND huyện Quỳ Châu để hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Dự án trình UBND tỉnh trước ngày 31/10/2024.
  Đồng thời, chỉ đạo lập lại tiến độ thi công chi tiết của Dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2024; định kỳ hàng tuần, yêu cầu lãnh đạo Sở NN&PTNT trực tiếp họp giao ban với Ban Quản lý dự án và các địa phương (nếu cần thiết) để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.
  Xem xét, xử lý đề xuất của UBND huyện Quỳ Châu về việc điều chỉnh các khu sản xuất theo quy định khi có yêu cầu.  Đồng thời, cử cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) các huyện để nắm bắt các khó khăn vướng mắc, làm việc với các Sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ, xử lý. 
  Sở cần khẩn trương rà soát lại bộ máy của Ban Quản lý dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện từng phần việc; kịp thời điều chuyển đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án. 
  Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn lập báo cáo tình hình thực hiện cụ thể công tác GPMB dự án (nêu rõ khối lượng đã thực hiện, khối lượng còn lại, thời gian hoàn thành, các khó khăn vướng mắc) gửi Sở NN&PTNT tổng hợp. 
  Các địa phương phối hợp với Sở NN&PTNT lập tiến độ thực hiện công tác GPMB, ký cam kết để cùng thực hiện. 
  Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện công tác GPMB của Dự án. 
  Riêng đối với UBND huyện Quỳ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng phần đất rừng tự nhiên trước ngày 31/10/2024. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp làm việc với Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Khu tái định cư dốc 77, đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh dự án trước ngày 31/7/2024. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nghĩa trang Kẻ Khoang; phối hợp với Sở NN&PTNT có văn bản gửi Lâm trường Cô Ba để giải quyết các thủ tục liên quan đến đất xây dựng nghĩa trang. 
  Đối với Dự án Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác GPMB để đảm bảo hoàn thành toàn bộ Dự án trong năm 2024.
  Cụ thể, huyện Quỳnh Lưu cần rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Trường hợp còn vướng mắc, trực tiếp làm việc với các Sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
  Căn cứ phương án đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở NN&PTNT, xử lý dứt điểm việc tận thu gỗ trên rừng tự nhiên, đảm bảo kịp thời khai thác đất phục vụ đắp đập chính.
  Thực hiện việc xác định nguồn gốc đất, phân loại đất của 99 thửa còn lại, hoàn thành công tác GPMB (đến cao trình +42m) trước ngày 31/8/2024. Bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hệ thống kênh chính Khe Lại trước ngày 30/9/2024. 
  Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng lòng hồ (đến cao trình +49m) trước ngày 31/12/2024. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan thực hiện phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn công trình, tính mạng tài sản người dân trong mùa mưa lũ năm 2024.
  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện của Dự án. Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quỳnh Lưu và các Sở: TN&MT, Tài chính trong công tác bồi thường GPMB Dự án. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để thực hiện hoàn thành việc đắp đập chính trước ngày 31/7/2024; hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2024...
  Hàng tháng, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tổ chức họp giao ban để nghe và chỉ đạo tiến độ thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (giai đoạn 1) và Dự án Hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu.
PT (tổng hợp)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây