LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGHỆ AN

http://lienhiepkhktnghean.org.vn

HĐND tỉnh Nghệ An khảo sát một số công trình, dự án đầu tư công chậm tiến độ tại thành phố Vinh

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An khảo sát một số công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội và giao thông ở thành phố Vinh.
Cùng tham gia khảo sát có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, cùng đại diện Sở Văn hoá và Thể thao, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Vinh.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát Dự án Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tại xã Nghi Ân (thành phố Vinh). Dự án này đã được xây dựng giai đoạn 1 từ năm 2017 và tiếp tục được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2 tại Nghị quyết số 05, ngày 28/5/2023, có tổng mức đầu hơn 101 tỷ đồng với các hạng mục đầu tư bổ sung. Hiện tại, dự án đã được chủ đầu tư triển khai lập, thẩm định và đang trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.
Mục tiêu của dự án nhằm đồng bộ, hiện đại hoá cơ sở vật chất Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, theo báo cáo của ban quản lý dự án, một số hạng mục được đầu tư bổ sung trong giai đoạn 2 này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và sau khi hoàn thành giai đoạn 2 vẫn chưa thể đi vào hoạt động được và đề xuất HĐND, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, cho phép triển khai xây dựng giai đoạn 3 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng tiến hành khảo sát Dự án Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm. Dự án có tổng mức đầu tư 69 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương từ chương trình mục tiêu phát triển văn hóa - thể thao. Đến thời điểm này, tổng giá trị giải ngân đạt gần 68,72 tỷ đồng.
Tuy nhiên, dự án hiện đang còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 hộ dân và chưa được bố trí đủ nguồn vốn theo quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh, nên chưa thể hoàn thành, đưa vào sử dụng, dù thời gian thi công đã kéo dài, khởi công từ năm 2016, nay có một số hạng mục đã xuống cấp.
Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cũng như bố trí nguồn vốn, sớm đưa dự án vào sử dụng, góp phần cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm xứ Nghệ xứng tầm vóc là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
Việc hoàn thành dự án sẽ góp phần cải thiện cơ sở vật chất, đảm bảo ổn định nơi làm việc cho cán bộ, công nhân viên của Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm; tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị cho thành phố Vinh.
Đoàn khảo sát Dự án Xây dựng mới nhà tập luyện đa năng tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, hiện đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Dự án đã góp phần nâng cấp, mở rộng quy mô nhà tập luyện, đảm bảo tất cả các bộ môn đều được tập luyện trong khuôn viên đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng nhà tập để phục vụ công tác đào tạo và huấn luyện vận động viên thành tích cao, góp phần nâng cao thành tích thể thao của tỉnh nhà tại các kỳ thi đấu trong nước và quốc tế.
Đối với Dự án Xây dựng tuyến mương tiêu thoát nước dọc các tuyến đường Lê Nin, Trường Thi (thành phố Vinh) có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và thành phố Vinh.
Đến thời điểm này, dự án đã thi công hoàn thành lắp đặt 5/5 tuyến mương nhánh kết nối với tuyến mương chính đường Trường Thi, gồm các tuyến Đào Duy Từ, Đinh Bạt Tụy, An Dương Vương, Lê Văn Hưu, Trần Thủ Độ; thi công hệ thống mương thoát nước tuyến chính đường Trường Thi, đoạn từ đường Phan Đăng Lưu đến nút giao đảo Phương Đông.
Đoạn đường Lên Nin, từ chỗ giao với đường Duy Tân đến vòng xuyến Hải Quan, đã hoàn thành tuyến mương phía Tây và đang thi công mương phía Đông; lắp đặt hào kỹ thuật vỉa hè đường Lê Nin đạt khoảng 30% khối lượng. Hiện đang thi công nạo vét mương và thay hố ga hư hỏng từ Quốc lộ 46 đến đường Nguyễn Sỹ Sách.
Dự án triển khai trên cơ sở hiện trạng, không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; tuy nhiên, quá trình thi công mương thoát nước, hào kỹ thuật gặp hệ thống hạ tầng ngầm của các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp nước tại vỉa hè... đòi hỏi phải xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
 

Tác giả bài viết: PV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây